HỘI THỦY SẢN VIỆT NAM - VINAFIS

https://vinafis.org.vn

Đà Nẵng: Khẩn trương hoàn thành chuỗi liên hoàn hậu cần nghề cá

Lãnh đạo thành phố yêu cầu đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai đảm bảo tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành).
Đà Nẵng Khẩn trương hoàn thành chuỗi liên hoàn hậu cần nghề cá 1
Khu neo đậu tàu cá An Hòa cần được khẩn trương thi công nạo vét luồng và khu nước neo đậu tàu. Ảnh: QUANG VIỆT
Dự án trọng điểm nghề cá

Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành) khi hoàn thành có thể tiếp nhận hàng nghìn tàu cá các loại vào neo đậu và tạo nên chuỗi liên hoàn dịch vụ hậu cần nghề cá.

Do đó, dự án được đánh giá là trọng điểm trên lộ trình hoàn thiện cơ sở hậu cần nghề cá hiện đại ở phía nam thành phố Đà Nẵng.

Dự án được Bộ NN&PTNT (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 426,5 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 286,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương 140 tỷ đồng; thực hiện giai đoạn 2022 - 2026.

Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam cho biết, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa có tổng diện tích 140ha, đảm bảo chỗ neo đậu an toàn cho 1.200 tàu cá có công suất từ 300CV đến hơn 1.000CV của ngư dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Khu neo đậu tàu cá kết hợp với phát triển các loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển bền vững nghề cá.
 
Đà Nẵng Khẩn trương hoàn thành chuỗi liên hoàn hậu cần nghề cá 2
Người dân chưa di dời lồng bè nuôi cá để thi công, hoàn thiện khu neo đậu tàu cá An Hòa. Ảnh: QUANG VIỆT
Cảng cá Tam Quang được nâng cấp là cảng liền bờ, đáp ứng nhu cầu cập cảng của tàu cá hơn 1.000CV vào tiêu thụ hải sản và được cung cấp vật tư, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, đá cây để đi biển trở lại.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khi đi khảo sát đã đánh giá rất cao vị trí, tầm quan trọng của dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang.

Thứ trưởng yêu cầu địa phương đặt mục tiêu xây dựng khu neo đậu tàu cá an toàn, hiện đại kết nối đa dạng các loại hình dịch vụ hậu cần, nối với cảng cá Tam Quang trở thành cảng cá loại 1, có khả năng liên kết và kích hoạt các ngành kinh tế khác như vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ… để đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang phải hoàn thành trong năm 2025; đồng thời Bộ Nông nghiệp và Môi trường không bố trí vốn cho kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đối với dự án. Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam đã 3 lần làm việc với UBND xã Núi Thành về giải phóng mặt bằng, tuy nhiên đến nay vẫn ách tắc, vẫn còn 50 lồng bè nuôi cá chưa được di dời khỏi vùng dự án.
Khẩn trương triển khai

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua các đơn vị thi công khẩn trương triển khai dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang.

Ở gói thầu số 15 (thi công xây dựng các tuyến kè gia cố bờ; nạo vét luồng và khu nước neo đậu tàu; đầu tư hệ thống báo hiệu…), liên danh Long Hải - Thành An 9 thực hiện được tổng khối lượng 170,186/277,15 tỷ đồng (đạt 61,4%). Với hạng mục nạo vét, đơn vị thi công đang đóng cọc tre, nạo vét, san lấp đê phía tây, đê phía đông...
 
Đà Nẵng Khẩn trương hoàn thành chuỗi liên hoàn hậu cần nghề cá 3
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng giao nhiệm vụ UBND xã Núi Thành và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - chi nhánh khu vực 11 khẩn trương bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Ảnh: QUANG VIỆT
Với gói thầu số 16 thi công xây dựng đường kết nối và nhà quản lý khu neo đậu tàu cá, Công ty TNHH Tiến Bảo và Công ty TNHH MTV Tư vấn & xây dựng Trình Hưng đã thực hiện tổng khối lượng đến nay là 3,3/22,434 tỷ đồng (đạt 15%).

Tuần qua, trong chuyến khảo sát, kiểm tra dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho rằng, dự án giải ngân vốn năm 2025 quá chậm, trong khi mùa mưa bão sắp đến, rất khó thi công để giải ngân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao UBND xã Núi Thành tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân còn nuôi cá lồng bè ở khu vực nạo vét khu neo đậu tàu cá An Hòa khẩn trương di dời lồng bè, trả lại nguyên trạng để ngành chức năng triển khai dự án; chậm nhất phải di dời trước ngày 30/8.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - chi nhánh khu vực 11 và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng các hạng mục nạo vét và đường kết nối nhằm đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân.

Tác giả bài viết: VIỆT NGUYỄN - VINH ANH/ Báo Đà Nẵng